\begin{sidewaystable}%[!htbp]
\scalebox{0.75}{
\tablehead{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\bfseries AE} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Com. cliente} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Planificación} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries An. riesgo} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Ingeniería} & \multicolumn{3}{c|}{\bfseries Constr. y adapt.} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Ev. cliente}\\ \hline}
\begin{supertabular}{|p{1.5cm}|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
Acción & TUE & SRS & Estim & Planif & Valor & Pl. & Análisis & Diseño & Codif. & Prueba & Ens. & Instalac. & Eval\\ \hline \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{0.1 \newline i: 8/11 \newline f: 28/11 \newline r:all \newline e: análisis inicial\newline CDU} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{3}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}\\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{1.1 \newline i: 29/11 \newline f: 15/12 \newline r:all \newline e: SRS }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{1.2 \newline i: 5/12 \newline f: 18/12 \newline r: DB \newline e: prototipo inicial\newline diseño} 
& \multicolumn{3}{p{2.5cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{1.3 \newline i: 19/11 \newline f: \newline r: \newline e: ev. cliente 1} \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{2.2.0 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r: DP \newline e: Com. cliente \newline rev. SRS}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.2.1 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r :FD \newline e: estimación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.2.2 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r: MC \newline e: Plan proyecto }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{2.2.3 \newline i: 7/01 \newline f: 15/01 \newline r :IZ \newline e: Plan Riesgos }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{2.1 \newline i: 7/02 \newline f: 24/02 \newline r:DB \newline e:codif. }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.3 \newline i:1/03 \newline f: \newline r: \newline e: ev. cliente 2}  \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{3.1 \newline i: 2/03 \newline f: 4/03 \newline r: DP, IZ \newline e: Opinión \newline rev. SRS }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{3.2 \newline i: 4/03 \newline f: 7/03 \newline r: FD, ML \newline e: rev. estimación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{3.3 \newline i: 7/03 \newline f: 9/03 \newline r: MC, IZ \newline e: rev. plan \newline proyecto }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{3.5 \newline i: 9/03 \newline f: 12/03 \newline r: DB, IZ \newline e: rev. plan \newline riesgos }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{3.6 \newline i: 14/03 \newline f: 22/03 \newline r: DB, MC, ML \newline e: diseño} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{3.4 \newline i: 4/03 \newline f: 11/03 \newline r: DB \newline e: codif. }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.3 \newline i: 22/03 \newline f: \newline r: \newline e: ev. cliente 3}  \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{4.1 \newline i: 23/03 \newline f: 6/04 \newline r: DP, IZ, MC, FD, ML \newline e: Opinión \newline revisiones }
& \multicolumn{6}{p{5cm}|}{4.3 \newline i: 16/04 \newline f: 25/04 \newline r: DP, IZ, ML \newline e: nueva documentación} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{4.2 \newline i: 5/04 \newline f: 15/04 \newline r: DB, MC \newline e: codif. }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{4.4 \newline i: 30/04 \newline f: \newline r: \newline e: ev. cliente 4}  \\ \hline
\end{supertabular}}
\caption{Tabla de estructura de descomposición del trabajo}
\end{sidewaystable}